Title: Cuantificacion de Materiales
Course: 2025 - LISIV - Redes y Cableado Estructurado > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Tomando en cuenta que Microsoft Project  es una herramienta de Software que apoya los procesos de gestión de proyectos de manera colaborativa. Mediante el uso de esta herramienta puedes generar, por ejemplo, un diagrama de Gantt que te permite visualizar las actividades en forma de barras en un periodo de tiempo determinado, pudiendo plasmar las necesidades de tu cliente y del proyecto en la programación, tales como horas hombre, duración, costos, entregables, actividades, recursos, calendarios, etc.

Instrucciones: de manera individual usted debe realizar un proyecto típico Microsoft Project donde cuantificara todos los materiales necesarios para la realizacion de la instalacion del Sistema de Cableado Estructurado:

1. Costos - Formato de entrega: Microsoft Project, aqui debera realizar la contabilización de todo el recurso material y humano utilizado. Este debera ser lo realcionado al proyecto Diseño de un Laboratorio de Computo de la UAS.

Configuraciones Extras: Dias por semana = 6, Horas por Semana = 48, Dias por Mes = 24. Definir los horarios laborables de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 4 pm a 8 pm, los sabados de 9 am a 1 pm.

Ejemplo:

Video:

https://youtu.be/gk8ewwuQ_nQ

https://youtu.be/7CMeC0Bi1Nc

📹 Entrega de Actividad en Video - Publicación en YouTube

Instrucciones:

Para esta actividad, deberás realizar un video explicativo donde muestres el desarrollo completo de la práctica asignada. El video debe incluir:

- Introducción personal (nombre completo y grupo).
- Explicación clara y ordenada de los pasos realizados.
- Resultados obtenidos.
- Reflexión final sobre lo aprendido.

Requisitos de entrega:

1. Publica el video en tu canal personal de YouTube.
2. Asegúrate de que el video esté en modo público o no listado (no privado).
3. Copia el enlace directo al video y pégalo en el campo de entrega de esta actividad en Moodle.
4. El título del video debe incluir tu nombre y el nombre de la actividad (por ejemplo: "Juan Pérez - Cuantificacion de Materiales").

Criterios de evaluación:

- Claridad en la explicación.
- Cumplimiento de los pasos solicitados.
- Calidad del video (audio, imagen, edición básica).
- Reflexión final.