Title: Proyecto FInal
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: Proyecto Final

Tomando en cuenta que el concepto de cableado estructurado es tender cables de señal en un edificio de manera tal que cualquier servicio de voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet, seguridad, control y monitoreo esté disponible desde y hacia cualquier roseta de conexión del edificio. Esto es posible distribuyendo cada servicio a través del edificio por medio de un cableado estructurado estándar con cables de cobre o fibra óptica. Esta infraestructura es diseñada, o estructurada para maximizar la velocidad, eficiencia y seguridad de la red. Ninguna inversión en tecnología dura más que el sistema de cableado, que es la base sobre la cual las demás tecnologías operarán.

Instrucciones: En equipo de cuatro personas, usted debe de seleccionar una  (empresa/dependencia/escuela/departamentos/edificio comercial) de su localidad, mostrando fotos de su instalación actual de cableado de red, en donde usted debe realizar un proyecto típico de actualización cableado estructurado donde se puedan distinguir las siguientes 8 etapas:

1. Diseño - Formato de entrega: Fotos de la instalación actual, en Microsoft Visio en nuevo diseño.
2. Selección de proveedor - Formato de entrega: Microsoft Word, en donde deberá seleccionar 1 de México y justificar el por que de esta seleccion.
3. Ejecución - Formato de entrega: Microsoft Word, en donde expone las imágenes de la parte operativa.
4. Certificación - Microsoft Word, deberá seleccionar 1 de México y mencionar las entidades que han sido certificadas por el.
5. Mantenimiento - Microsoft Word, deberá elaborar un plan de maestro de mantenimiento en donde explica las etapas de este haciendo uso de un cronograma de actividades.
6. Cuantificación - Numero de Dispositivos Actuales que se conectan a la red, Numero de Dispositivos que se conectaran a la Nueva Red: exponer si hay reemplazo de dispositivos (Switch, Routers, Firewall, Access Points, Transceivers), detallado en un Archivo Excel.
7. Costos - Costos de Ejecución e Implementación: Material y Mano de obra, detallado en un Archivo de Project. Este sera lo referente al punto anterior.
8. Proyecto de Implementación - Presentación, índice, y los temas solicitados.

Formato de entrega: Dentro de un archivo .zip debe cargar los 8 archivos que se le estan solicitando para la entrega de esta actividad.