Title: Gestión de proyectos de cableado estructurado
Course: 2025 - LISI - Curso de Ejemplo > Section: VI: Gestión de proyectos de cableado estructurado

Tomando en cuenta que el concepto de cableado estructurado es tender cables de señal en un edificio de manera tal que cualquier servicio de voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet, seguridad, control y monitoreo esté disponible desde y hacia cualquier roseta de conexión del edificio. Esto es posible distribuyendo cada servicio a través del edificio por medio de un cableado estructurado estándar con cables de cobre o fibra óptica. Esta infraestructura es diseñada, o estructurada para maximizar la velocidad, eficiencia y seguridad de la red. Ninguna inversión en tecnología dura más que el sistema de cableado, que es la base sobre la cual las demás tecnologías operarán.

Formato del documento:

- Tipografía: Arial, 12 puntos.
- Márgenes: 3 cm izquierda y derecha, 2.5 cm superior e inferior.
- Interlineado: 1.5
- Páginas:

Instrucciones: en equipo de 4 personas usted debe realizar un proyecto típico de cableado estructurado donde se puedan distinguir las siguientes 6 etapas:

1. Diseño - Formato de entrega: Microsoft Visio, aqui debera realizar su diseño total.
2. Costos - Formato de entrega: Microsoft Project, aqui debera realizar la contabilización de todo el recurso material y humano utilizado.
3. Selección de proveedor - Formato de entrega: Microsoft Word, en donde deberá seleccionar 1 de México y justificar el por que de esta seleccion.
4. Ejecución - Formato de entrega: Microsoft Word, en donde expone las imágenes de la parte operativa.
5. Certificación - Formato de entrega: Microsoft Word, deberá seleccionar una entidad certificadora de México y mencionar las entidades que han sido certificadas por el.
6. Mantenimiento - Formato de entrega: Microsoft Word, aqui deberá elaborar un plan de maestro de mantenimiento en donde explica las etapas de este haciendo uso de un cronograma de actividades.

Formato de entrega: Dentro de un archivo .zip debe cargar los archivos entes solicitados.